UBND xã Trị An

https://trian.dongnai.gov.vn

Xã Trị An quyết liệt xử lý các trường hợp chậm bàn giao mặt bằng


Ngày 20.8, ông Trần Uy Danh – Phó Chủ tịch UBND xã Trị An đã chủ trì cuộc họp nghe các phòng, ban chuyên môn báo cáo tiến độ công tác thu hồi đất phục vụ hai dự án trọng điểm trên địa bàn: Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng và Dự án đường kết nối, dẫn vào cầu Hiếu Liêm.
Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng: Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt cho 38 trường hợp (03 tổ chức và 35 hộ dân), với tổng diện tích 669.048,4 m². Công tác chi trả đã hoàn tất cho 33 trường hợp (03 tổ chức, 30 hộ), tương ứng 153 thửa đất, diện tích 651.757,7 m², với số tiền đã chi 185,3 tỷ đồng.
 
 
Tuy nhiên, hiện còn 05 hộ dân (11 thửa đất, diện tích 17.290,7 m², tổng giá trị khoảng 5,7 tỷ đồng) chưa đồng ý nhận tiền bồi thường dù Trung tâm Phát triển Quỹ đất Chi nhánh Vĩnh Cửu đã 2 lần ra thông báo chi trả.
Dự án đường kết nối, dẫn vào cầu Hiếu Liêm: Công tác kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đất đã hoàn tất với 96 hồ sơ/134 thửa đất, diện tích 36.621,7 m². Trong đó, có 28 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng, gồm 03 hộ phải giải tỏa trắng.
Trong quá trình vận động (ngày 17/6 và 20/6/2025), các hộ dân thống nhất với chủ trương dự án. Sau khi niêm yết dự thảo phương án bồi thường, ngày 23/7/2025, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Chi nhánh Vĩnh Cửu phối hợp UBND xã Trị An và Ban Quản lý dự án Khu vực 09 đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân. Tuy nhiên, vẫn còn 06 hộ chưa thống nhất, không chấp nhận bàn giao mặt bằng và tiếp tục yêu cầu hỗ trợ di dời toàn bộ tài sản.
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Uy Danh đề nghị các phòng, ban liên quan sớm thống nhất nội dung phương án, tham mưu UBND xã các bước xử lý tiếp theo, hoàn thành trước ngày 30/8/2025. Riêng đối với các hộ trồng cây trên đất công còn lại với diện tích 4,35ha khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thực hiện cưỡng chế theo quy định.
 

Tác giả: Quang Huy

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây