UBND xã Trị An

https://trian.dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia

Sáng ngày 8/10/2025, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Trị An nhằm tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng và Dự án đường dẫn kết nối vào cầu Hiếu Liêm trên địa bàn xã. Dự tiếp đoàn làm việc của tỉnh có TUV, Bí thư Đảng ủy - Nguyễn Thanh Tú; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã - Nguyễn Thị Dung.

 

 

 

Sáng ngày 8/10/2025, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Trị An nhằm tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng và Dự án đường dẫn kết nối vào cầu Hiếu Liêm trên địa bàn xã. Dự tiếp đoàn làm việc của tỉnh có TUV, Bí thư Đảng ủy - Nguyễn Thanh Tú; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã - Nguyễn Thị Dung.

Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng có 55 trường hợp thu hồi đất/ tổng diện tích thu hồi 92,09 ha/192 thửa đất. Trong đó, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 38 trường hợp/66,9ha/164 thửa đất. Chưa phê duyệt phương phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 17 trường hợp/28 thửa đất/25,18 ha. Đã hoàn tất chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền đã chi trả là 185,3 tỷ đồng/ 33 trường hợp (03 tổ chức và 30 hộ gia đình, cá nhân)/ 153 thửa đất/ 65,17 ha.

Dự án đường dẫn kết nối vào cầu Hiếu Liêm Dự án có tổng diện tích thu hồi 36,62 ha (134 thửa đất), trong đó 28 hộ có nhà bị ảnh hưởng (03 hộ giải tỏa trắng).

Đến nay, 96 hồ sơ/134 thửa đất đã hoàn tất kiểm đếm. Ngày 2/10/2025, UBND xã Trị An ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 cho 43 trường hợp đủ điều kiện. Đối với 06 trường hợp có tài sản, vật kiến trúc trong phạm vi thi công mố cầu, địa phương đã thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 58/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Vĩnh Cửu đang phối hợp với UBND xã Trị An để niêm yết công khai phương án bồi thường và tổ chức chi trả đợt 1 trước ngày 15/10/2025.

UBND xã Trị An báo cáo, trong quá trình triển khai hai dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng và đường dẫn kết nối vào cầu Hiếu Liêm, địa phương đã thành lập tổ xác minh nguồn gốc đất, tổ tuyên truyền vận động nhân dân, phối hợp chặt chẻ với trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện quy trình thủ tục pháp lý, bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, một số hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã tháo gỡ những vướng mắc; đồng thời đề nghị UBND xã Trị An sớm thành lập Tổ giải quyết khiếu nại, trong đó Thanh tra tỉnh hỗ trợ địa phương xử lý kịp thời đơn thư, phản ánh của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của UBND xã Trị An – dù vừa mới vận hành bộ máy trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, còn nhiều khó khăn, nhưng đã nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc liên quan đến dự án trọng điểm; đồng thời, yêu cầu UBND xã Trị An chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập đường Gantt tiến độ xác định rõ mốc thời gian, khối lượng công việc và các mục tiêu ưu tiên, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công đúng kế hoạch; báo cáo tiến độ thực hiện về UBND tỉnh vào15h00 thứ 6 hàng tuần.

Tác giả: Huy Trương Đức

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây